3.+styregruppemøde+d.+15.+april+2015


 * **Hvornår:** || Onsdag d. 15/4-2015 kl. 18:00 - 21:00 ||
 * **Hvor:** || KPH, Enghavevej 80-82, 3. Sal ||
 * **Kommer:** || Andreas, Søren, Thomas, Birgit, Mads ||
 * **Afbud:** || Julie, Theresa, Jonas B, Lene ||
 * **Mad:** ||  ||
 * **Mødeleder:** || Andreas ||
 * **Referent:** || Andreas ||

Andreas gav status for projektet hidtil. Se præsentation: || Afslutningen på Sprint 0 var afholdelse af en udviklerworkshopp d. 11. april med deltagelse af ca. 24. frivillige udviklere, der er nysgerrige på projektet og som gerne vil bidrage i en eller anden form. Der var god energi og det tegner lovende for det videre forløb. Første møde herefter er sprint planning møde for Sprint 1 – og det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at spænde an. || Projektgruppen har sammen med Socialsquare udarbejdet en overordnet liste over ønsket funktionalitet, som er det vi bruger til at prioritere og strukturere udviklingsteamets arbejde efter fremadrettet. [|En foreløbig liste over funktionalitet på Product backloggen kan ses her]. Product Backlog'en er indskrevet i systemet Taiga. Skriv til Andreas på foodnet@kbhff.dk, hvis du ønsker adgang til systemet. Her kan du oprette og tilføje ønsker til funktionalitet til systemet.
 * Referat: **
 * > **Nr.** || **Navn og beskrivelse** ||
 * > **1.** || **Projektstatus ved afslutningen af Sprint 0**
 * > **2.** || **Opsamling fra udviklerworkshop**
 * > **3.** || **Præsentation af den foreløbige Product Backlog (dvs. liste over ønsket funktionalitet i systemet)**

Det er denne Backlog, som er udgangspunktet for prioriteringen af den funktionalitet, som vi søger at udvikle til de enkelte sprints. Styregruppen besluttede følgende proces for godkendelse af Andreas' prioriteringer i forbindelse med de enkelte sprints: Sprint 1 påbegyndes mandag d. 20. april med Sprint Planning Meeting hos Socialsquare, hvor udviklingsteamet i fællesskab definerer hvilke opgaver, de forventer at kunne nå at løse indenfor denne fire-ugers sprint. ||
 * Andreas laver oplæg til prioriteret backlog til den enkelte sprint, og sender forslag til styregruppen med beslutningsforslag på Loomio.
 * Styregruppen har derefter 3 hverdage til at tage stilling til forslaget. Styregruppen kan evt. ønske at tage et møde om for at få nærmere afklaring. ||
 * > **4.** || **Afklaring af opgaver og aktiviteter i Sprint 1**
 * > **6.** ||  ||
 * > **7.** ||  ||
 * > **8.** ||  ||
 * > **9.** ||  ||
 * **10.** ||  ||
 * **11.** ||  ||
 * **12.** ||  ||
 * **12.** ||  ||